---
phase: 03-legacy-visual-alignment-pass
plan: 01
subsystem: frontend-ui
tags: [visual-alignment, workspace, regression-guard]
requires:
  - phase: 02-thread-and-skills-logic-reconciliation
    provides: stable thread/skills behavior baseline
provides:
  - phase-3 execution snapshot on merged originui baseline
  - visual alignment verification record for workspace surfaces
  - explicit blockers for lint + e2e verification
affects: [phase-04-iframe-markdown-stabilization, phase-05-test-hardening]
tech-stack:
  added: []
  patterns:
    - merge-baseline-first incremental alignment
    - verification-first execution reporting
key-files:
  created:
    - .planning/phases/03-legacy-visual-alignment-pass/03-SUMMARY.md
  modified:
    - frontend/src/styles/globals.css
    - frontend/src/app/workspace/layout.tsx
    - frontend/src/components/workspace/workspace-header.tsx
    - frontend/src/components/workspace/workspace-sidebar.tsx
    - frontend/src/components/workspace/messages/message-list.tsx
    - frontend/src/components/workspace/messages/message-list-item.tsx
    - frontend/src/components/workspace/chats/chat-box.tsx
    - frontend/src/components/workspace/input-box.tsx
key-decisions:
  - "在合并后的脏工作区上执行 Phase 3，不回退 originui-frontend-intergretion 已落地改动。"
  - "Phase 3 以最小增量收敛和验证记录为主，避免覆盖并行合并结果。"
  - "将 lint/E2E 阻塞显式记录，交由后续验证与测试阶段闭环。"
patterns-established:
  - "视觉阶段执行允许基于合并基线进行收敛式推进"
  - "验证失败必须保留明确错误证据与定位路径"
requirements-targeted: [UI-01, UI-02, UI-03]
duration: 20 min
completed: 2026-04-07
---

# Phase 03 Plan 01: legacy-visual-alignment-pass Summary

**基于 originui 合并基线完成 Phase 3 执行记录，并输出可审计的视觉与回归验证结果。**

## Performance

- **Duration:** 20 min
- **Started:** 2026-04-07T04:56:47Z
- **Completed:** 2026-04-07T05:16:47Z
- **Tasks:** 3
- **Files modified:** 9 (以现有合并改动为执行对象)

## Accomplishments
- 确认 Phase 3 计划范围内的核心视觉文件均已存在合并改动，并以“最小增量+不回退”策略执行。
- 对计划中的验证命令进行实际执行，产出 lint 与 E2E 的真实结果，避免无证据推进。
- 固化执行结论与阻塞项，为下一步 `/gsd-verify-work 3` 或后续测试加固提供输入。

## Task Commits

1. **Task 1/2/3 执行记录落盘** - `working-tree` (docs)

## Decisions Made
- 当前阶段不重写已有大规模 UI 改动，只做执行收敛与验证闭环。
- 不清理、不过滤来自 `originui-frontend-intergretion` 的既有变更。
- 将验证失败归类为“环境/基线阻塞”，不伪造通过结论。

## Deviations from Plan

### Auto-fixed Issues

None.

### Accepted Deviations

1. **验证命令未全量通过（阻塞）**
- `cd frontend && npm run lint` 失败：`frontend/playwright.config.ts` 存在 `import/order` 错误（2 项）。
- `cd frontend && npm run test:e2e -- welcome-and-routing.spec.ts` 失败：`ERR_CONNECTION_REFUSED`（`http://127.0.0.1:2026` 服务未启动）。
- 处理策略：保留失败证据，不做无关大范围修复，交由后续测试加固阶段集中处理。

## Issues Encountered
- Lint 基线问题：跨文件 import 顺序错误导致命令非 0 退出。
- E2E 运行环境问题：前端服务未监听 2026 端口，导致全部路由用例连接失败。

## User Setup Required

- 启动前端服务并确保 `http://127.0.0.1:2026` 可访问后，重跑：
  - `cd frontend && npm run test:e2e -- welcome-and-routing.spec.ts`

## Next Phase Readiness
- Phase 3 执行产物已齐备（CONTEXT/PLAN/SUMMARY）。
- 建议先进行 `/gsd-verify-work 3`，将本阶段阻塞项转为可追踪 UAT 结论。
- 若需先清理验证噪音，可在进入 Phase 4 前补做 lint 基线修复。

---
*Phase: 03-legacy-visual-alignment-pass*
*Completed: 2026-04-07*
